bob篮球

招标信息   NAVIGATION

设备(NJTECH2017-SBZB104)采购邀请书

时间:2017-12-14 来源: 作者: 摄影: 编辑:

bob篮球设备采购邀请书

欢迎设备供应商参与我bob篮球设备采购项目的招标,请注意以下特别提示:

1.请认真阅读采购邀请书和招标文件,按照招标要求制作投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性

2.如对bob篮球官网内容和要求有疑问,或发现bob篮球官网存在影响公正评审的条款、项目,请即向招标联系人提出,以避免投标无效;

3.对未中标的供应商,仅作相关法规规定的告知和解释。

4、分包二投标人须勘查现。辈焓奔2017年12月19日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00,联系人:罗老师(13770859111),未勘查现场的投标人及投标文件不予受理。

一、采购项目编号: NJTECH2017-SBZB104

二、采购项目名称:教学科研设备

三、采购内容

(一)设备名称、数量

分包号

设备名称

数量

预算(万元)

备注

包一

高频电子线路实验平台

40

12


包二

录播系统

1

44.699


(二)技术指标、配置及要求

详见《NJTECH2017-SBZB104项目需求》(附件1)。

(三)交货地点:用户bob篮球内指定地点。

(四)供货期:合同签订后3个月内,交货后30日内须完成安装、调试、验收等工作。各分包另有要求的,以《项目需求》(附件1中的要求为准。

(五)付款方式:

国产设备在货到安装完成并且用户验收合格后付清全款; 进口设备100%即期信用证(凭发货单据付合同款的90%,凭验收合格报告付合同款的10%)。各分包另有要求的,以《项目需求》(附件1中的要求为准。

(六)报价方式:

报价采取总承包方式,包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它为完成本项目而发生的所有费用,分包另有要求的以《项目需求》(附件1中的要求为准。

国产设备以人民币报价;进口产品以美元报价,报价条件为CIF指定南京港,以万元为单位标注。评审时进口产品报价按1美元折合6.9人民币元计算(仅作为评标比价的依据)。

(七)质量保证期:

一般自货到验收合格起1年及以上。(各分包另有要求的以《项目需求》(附件1中的要求为准)。

若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障,制造商须在接到通知后24小时内予以响应,48小时内到达用户仪器设备使用现场。

在保证期内,维修产生的直接费用由投标方承担;超过免费维护保养期后,备品备件应以合理优惠价格供应。

 

四、投标须知

(一)投标人必须具有合法经营资质,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并提供下列资格证明材料:

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;

2、开标前三个月内银行出具的资信证书复印件或上一年度财务审计报告;

3、近半年内任一月份依法已缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料(税务部门证明或银行缴款单);

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6、法人授权书(原件)和委托代理人的身份证复印件;

7、进口产品须提供生产者或其驻中国办事机构(或生产者授权的中国境内最高级别代理机构)针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书;并提供原生产者或其驻中国办事机构(或生产者授权的中国境内最高级别代理机构)针对该项目的售后服务承诺函;

8、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(网页截图)。

(二)本项目不接受联合体投标;中标后不允许分包、转包;

(三)本项目不接受进口产品投标。

(四)投标文件的内容构成

1、投标文件目录;

2、投标函和《开标一览表》

2.1投标人应完整填写投标函、《开标一览表》(见附件2招标文件提供的格式);

2.2《开标一览表》中的价格应与投标文件中《投标配置与分项报价表》中的价格一致。如不一致,以《开标一览表》为准。

2.3 《开标一览表》须加盖印章,单独封装在小信封謆ob篮球谕侗杲刂故奔淝坝胪侗晡募分别递交,否则视为无效投标。

3、投标人资格证明材料;

4、投标配置及分项报价:投标人应按照采购文件要求分项报价,填入《投标配置及分项报价表》,表中须标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地,主要部件型号及其功能的中文说明,供货期等;每项货物和服务只允许有一个报价(如有备选配件,备选配件的报价不属于选择的报价);

5、技术参数响应及偏离情况:投标人应对照邀请书的技术指标要求,对本项目所投产品的技术指标及响应情况如实准确描述,并附《技术参数响应及偏离表》;实质性参数须提供相应支撑材料,即定型产品提供所投产品带有技术参数的产品样本原件;加工定制及配套装置提供所投产品的性能指标、实施方案,其中主要部件为定型产品的,则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品样本原件;

6、商务条款响应及偏离情况:投标人按照采购文件要求提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺,并附《商务条款响应及偏离表》;

7、所投产品的业绩情况(详细说明使用单位、联系人、电话);

8、投标人认为有必要提供的声明及文件材料;

9、投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、网站、E-mail联系方式。

10、投标文件相关内容的格式详见《投标主要文件格式》(附件2)。

 

(五)以下情形视为无效投标:

1、投标人报价超过项目预算的,或存在可选择报价,或《开标一览表》不符合第(四)项2.3要求的;

2、采购文件中规定的实质性要求和条件(有下划线或★的内容)不符合的;

3、对采购项目的功能、配置和质量保证期要求不能满足的;

4、对采购项目一般性技术指标要求(未加★的内容)出现三次以上负偏离的;

5、一年内在本bob篮球采购活动中所投产品质量以及售后服务和履约行为出现差评的。

 

(六)投标文件的封装:投标文件须按分包号独立封装,包括正本1份,副本4份,并标明“正本”或“副本”字样,如正本与副本不符,以正本为准。投标文件须装订成册,不允许活页装订,投标文件须装袋密封,封口加盖投标单位公章。外包装上要注明:采购单位名称、采购项目编号、分包号、设备名称及投标单位名称(盖公章),未按要求投递的投标文件,采购方有权拒绝。

 

(七)评标办法和定标原则:

1、评标办法:本次采购由bob篮球招标采购评审小组负责评标。评标依据为招标采购邀请书和投标文件,按标段(分包)进行评审。

投标文件满足招标采购文件全部实质性要求的投标供应商满足3家时,评标采用综合评分法。采用综合评分法的,总分为100分,投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。具体评审标准如下:

1.1价格分(35分)

满足招标文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35

1.2投标产品技术指标、性能及质量评价(41分)

(1)技术指标(30分):全部满足技术指标要求的得24分,负偏离一项减2分,正偏离一项加2分(评委会认为超出指标有意义),最高得分为30分。有三项以上负偏离本项不得分。

(2)性能评价(9分):由评委根据投标产品的配置合理性、可靠性、先进性等进行横向比较评分,优7-9分,良好4-6分,一般1-3分。

(3)质量反。2分):根据提供的近两年用户书面评价及意见反馈情况,评价为优的每份得1分、最高得2分。

1.3投标产品品牌、生产者(制造商)业绩及资质评价(12分)

(1)投标产品品牌情况(3分)

对投标产品的品牌进行横向比较,酌情评分1-3分。

(2)经营业绩情况(6分)

根据投标人所投产品近两年来销售额度相当的同类产品合同份数,每份得1分,最高得6分。

(3)制造商取得的管理及质量论证资质情况(3分)

取得有效期内的质量管理、环保论证等证书,每项得1分、最高得3分。

1.4售后服务及培训(12分)

(1)质量保证期(6分):在满足招标文件要求的前提下,每增加1年得1分,最多得6分。

(2)技术支持与培训(3分):根据投标文件的响应情况酌情给1-3分。

(3)维修站与维修响应时间(3分):根据投标文件的响应情况酌情给1-3分。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,按投标报价由低到高顺序排羈ob篮球坏梅智彝侗瓯巯嗤,按技术指标优劣顺序排羈ob篮球确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

 

(八)采购人根据评标小组的评标结果发布预成交bob篮球官网,bob篮球官网期为1个工作日。投标人对bob篮球官网有异议的,在预成交bob篮球官网期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。确认无异议后,向中标供应商发出中标通知书。中标供应商须按照中标通知书规定的时间、地点与用户签订合同,所签订的合同不得对采购文件和中标投标文件做实质性修改。

(九)中标供应商须开具增值税专用发票(美元报价设备除外)。

(十)中标供应商在中标后交纳中标服务费人民币650元。(注:只提供银行借记卡支付服务

 

五、接受投标文件时间、地点:

(一)投标文件接受时间:2017年12月22日8:30-9:00;

投标文件截止时间:2017年12月22日9:00;

(二)投标文件接受地点:南京市浦口区浦珠南路30号,bob篮球江浦bob篮球区行政楼三楼335室。

 

六、开标时间、地点:

(一)开标时间:2017年12月22日9:00;

(二)开标地点:南京市浦口区浦珠南路30号,bob篮球江浦bob篮球区行政楼三楼335室;

(三)投标供应商须到开标现场。

 

七、采购人信息

采购人名称:bob篮球招投标管理中心

采购人地址:南京市浦口区浦珠南路30号,bob篮球江浦bob篮球区行政楼三楼,邮编:211816

 

八、本次采购项目联系事宜

采购人代表:王老师    咨询电话:025-58139232  邮箱:www@njtech.edu.cn

中心联系人:黄老师     联系电话:025-58139230

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人代表提出,询问、质疑由采购人代表负责答复。

附件:1、《NJTECH2017-SBZB104项目需求》sbzb104项目需求.docx


2、《投标主要文件格式》

投标文件主要格式.doc


 

bob篮球招投标管理中心

    2017 年12月14日


招标信息
bob篮球在线平台入口(2025已更新)—江苏中捷精工科技股份有限公司